---
name: veraenderungssperre-zurueckstellung-14-15-baugb
description: Pruefraster Veraenderungssperre § 14 BauGB und Zurueckstellung von Baugesuchen § 15 BauGB als Sicherungs-Instrumente waehrend des Bauleitplan-Verfahrens. Aufstellungsbeschluss als Voraussetzung Bekanntmachung Dauer zwei Jahre + ein Jahr + Verlaengerungen. Wirkung Aussetzungs-Wirkung gegen Baugenehmigungen Entschaedigungs-Pflicht § 18 BauGB bei laenger als vier Jahre. Pruefung Voraussetzungen Sicherungs-Beduerftigkeit Konkretisierungs-Stand des Plans. Bei Bauantrag Vorhabentraeger Zurueckstellung als milderes Mittel § 15 BauGB. Vertraglich-faktische Sperre durch Durchfuehrungsvertrag und ihre rechtlichen Folgen. Anfechtung Veraenderungssperre § 47 VwGO oder Inzidenter im Anfechtungsverfahren gegen Bauablehnung.
---

# Veränderungssperre und Zurückstellung — §§ 14, 15 BauGB

## Zweck

Während der Bauleitplanung kann die Gemeinde die Realisierung von Bauvorhaben, die der Plan-Entwicklung widersprechen würden, sichern — durch Veränderungssperre § 14 BauGB oder Zurückstellung § 15 BauGB. Beide Instrumente sind sowohl von Behörden- als auch von Bauherren-/Nachbarseite zu prüfen.

## Eingaben

- Plan-Stand (Aufstellungsbeschluss vorhanden? Konkretisierungs-Stand?)
- Vorhandensein konkreter Bauanträge / Bauvoranfragen
- Bestehende Veränderungssperre oder Zurückstellung?
- Dauer bisheriger Sicherungs-Maßnahmen
- Vertragslage (Durchführungsvertrag mit Vorhabenträger?)

## Schritt 1 — Veränderungssperre § 14 BauGB

### Voraussetzungen

a) **Aufstellungsbeschluss** für Bebauungsplan, der für das Gebiet gelten soll
b) **Konkretisierungs-Stand** mit hinreichend bestimmbaren Planungs-Inhalten (BVerwG 4 CN 5.06)
c) **Sicherungs-Bedürfnis** zur Wahrung der Plan-Ziele

### Inhalt § 14 Abs. 1 BauGB

Während der Sperre dürfen nicht durchgeführt werden:

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB
b) erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken (Hilfsweise Erläuterungs-Sperre)

### Ausnahmen § 14 Abs. 2 BauGB

- Wenn das Vorhaben den Zielen des Bebauungsplans nicht entgegensteht
- Ausnahme-Erteilung durch Gemeinde im Einzelfall

### Dauer § 17 BauGB

- **Zwei Jahre** Regelfall
- **Plus ein Jahr** Verlängerung möglich (Stadtratsbeschluss)
- **Plus ein weiteres Jahr** bei besonderen Umständen (insgesamt max. vier Jahre)

### Beschluss und Bekanntmachung

- Stadtratsbeschluss erforderlich
- Bekanntmachung wie Bebauungsplan-Satzung (§ 14 Abs. 4 BauGB iVm § 10 BauGB)
- Mit Bekanntmachung Wirkung

## Schritt 2 — Zurückstellung § 15 BauGB

### Voraussetzungen

a) **Aufstellungsbeschluss** liegt vor
b) **Konkretes Bauvorhaben** angemeldet (Bauantrag, Bauvoranfrage)
c) **Befürchten** dass das Vorhaben die Plan-Entwicklung gefährdet

### Mildere Maßnahme zur Veränderungssperre

- Gilt nur für einzelne, konkrete Vorhaben
- Antrag des Bauherrn wird **zurückgestellt** (nicht beschieden)
- Bauherr kann nicht weiter realisieren bis Ende der Zurückstellung

### Dauer

- **Maximal zwölf Monate** (§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB)
- **Verlängerung um sechs Monate** bei besonderen Umständen (§ 15 Abs. 1 Satz 3)
- Insgesamt 18 Monate

### Rechtsfolgen

- Bauherr behält Antragsrecht — wird nur ausgesetzt
- Nach Ablauf der Zurückstellung muss beschieden werden
- Bei Plan-Beschluss vor Ablauf: Bescheidung nach neuem Plan
- Bei Plan-Verzögerung über Frist hinaus: Bescheidung nach altem Recht

## Schritt 3 — Entschädigungs-Pflicht § 18 BauGB

### Voraussetzungen

- Veränderungssperre länger als **vier Jahre** in Kraft
- Eigentümer hat zumutbare Nutzungsmöglichkeiten verloren
- Anspruch auf Entschädigung nach § 42 BauGB analog

### Bemessung

- Wertminderung im Sinne der Eigentumsgarantie
- Wirtschaftliche Folgen für Eigentümer
- BVerwG 4 C 11.92 zur Bemessung

## Schritt 4 — Wirkung auf Vorhabenträger / Bauherrn

### Bei bestehender Veränderungssperre

- **Kein neuer Bauantrag möglich** im gesperrten Gebiet (außer Ausnahme-Erteilung § 14 Abs. 2)
- Bauanträge werden abgelehnt oder zurückgestellt
- Wirtschaftliche Folge erheblich (Finanzierungs-Kosten)

### Bei Zurückstellung

- Bauantrag bleibt anhängig, aber wird nicht beschieden
- Bauherr kann auf Bescheidung klagen (Untätigkeits-Klage § 75 VwGO)

### Bei "vertraglich-faktischer Sperre"

- Stadt hat keine § 14-Sperre erlassen, aber durch Durchführungs-Vertrag Konkurrenz-Vorhaben praktisch ausgeschlossen
- Rechtsschutz dann schwieriger
- Argumentation: städtebaulicher Vertrag bewirkt Vorprägung

## Schritt 5 — Anfechtung Veränderungssperre

### Statthafter Rechtsweg

- **Normenkontrollantrag** § 47 VwGO (Veränderungssperre ist Satzung)
- **Inzident** im Anfechtungsverfahren gegen Bauablehnung
- **Untätigkeits-Klage** bei Zurückstellung mit Bauantrag-Druck

### Begründetheit-Punkte

#### Aufstellungsbeschluss formal mangelhaft

- Bekanntmachungs-Fehler
- Beschluss-Fehler

#### Konkretisierungs-Mangel

- Plan-Ziele zu unbestimmt
- BVerwG 4 CN 5.06

#### Verhältnismäßigkeit

- Maßnahme nicht erforderlich
- Mildere Mittel verfügbar (z.B. Zurückstellung)
- Übermäßige Geltungsdauer

#### Entschädigungs-Frage

- Bei längerer Dauer (über vier Jahre) Anspruch nach § 18 BauGB

## Schritt 6 — Prüfraster aus Bauherrn-Sicht

### Erste Schritte bei Sperre

- Bekanntmachungs-Daten prüfen (Beginn, voraussichtliches Ende)
- Aufstellungsbeschluss anfordern (Akteneinsicht)
- Konkretisierungs-Stand bewerten

### Optionen

- **Ausnahme-Antrag § 14 Abs. 2 BauGB** wenn Vorhaben nicht plan-widrig
- **Anfechtung** der Sperre wenn formal mangelhaft
- **Entschädigungs-Antrag** nach Ablauf vier Jahre
- **Verkauf** des Vorhabens wenn Realisierungs-Verzögerung unzumutbar

## Schritt 7 — Prüfraster aus Nachbar-Sicht

### Bei Bauantrag des Nachbarn trotz Plan-Verfahrens

- Wird die Bau-Genehmigung trotz laufendem Plan-Verfahren erteilt?
- Hat die Gemeinde Veränderungssperre / Zurückstellung erwogen?
- Wenn nicht: warum nicht?

### Argumentation gegen Bau-Genehmigung

- Gemeinde hat trotz drohender Plan-Widrigkeit nicht zurückgestellt
- Bauherr profitiert vom „dem ersten kommt das Recht"
- Bei plangleichem Vorhaben Indiz für Gefälligkeitsplanung

## Schritt 8 — Stadtplanungs-Sicht

### Sicherung der Plan-Entwicklung

- Bei Plan-Beginn früh erwägen
- Veränderungssperre eher als Schutz
- Bei einzelnem konkreten Konflikt-Vorhaben: Zurückstellung

### Risiken Veränderungssperre

- Bei Anfechtung Sperre-Fall
- Entschädigungs-Pflicht ab vier Jahren
- Imageschaden bei zu strenger Anwendung

## Schritt 9 — Konkurrenz zu privatrechtlichen Sicherungs-Instrumenten

### Vertragliche Sicherung

- Bei Durchführungs-Vertrag mit Vorhabenträger faktische Sperre für andere
- Aber keine Veränderungssperre im rechtlichen Sinne
- Folge: Konkurrenz-Vorhaben können trotzdem beantragen

### Vorkaufsrecht § 24 BauGB

- Allgemeines Vorkaufsrecht der Gemeinde
- Bei privater Veräußerung im Plangebiet
- Sicherung Plan-Entwicklung möglich

## Schritt 10 — Verfahren bei Klage

### Inzidente Prüfung

- In Bauablehnungs-Klage Verwaltungsgericht
- Veränderungssperre wird auf Wirksamkeit geprüft
- Bei Unwirksamkeit Bauantrag zu bescheiden nach altem Recht

### Normenkontrollantrag

- Vor OVG / VGH
- Frist ein Jahr § 47 Abs. 2 VwGO
- Antragsbefugnis: Eigentümer im Sperre-Gebiet, Nachbarn mit konkreter Beeinträchtigung

### Eilantrag § 47 Abs. 6 VwGO

- Aufschiebende Wirkung gegen Sperre
- Bei Eilbedürftigkeit (z.B. Genehmigungs-Frist läuft)

## Schritt 11 — Anwendung auf Bebauungsplan Augsburg Nr. 900

**Erkenntnis aus dem Fall:**

Die Stadt Augsburg hat **keine Veränderungssperre** im Bahnhofsviertel West verhängt. Stattdessen sicherte sie die Plan-Entwicklung durch den **Durchführungs-Vertrag vom 12.05.2022** — faktische Sperre.

**Bewertung:**

a) Die Stadt hätte rechtlich die Möglichkeit gehabt, mit Aufstellungs-Beschluss 14.06.2022 zugleich eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB zu erlassen.

b) Sie hat darauf verzichtet, weil der Vorhabenträger einziger relevanter Eigentümer der Plan-Flächen war.

c) Stattdessen hat sich die Stadt durch den Durchführungs-Vertrag faktisch gebunden — und damit den Schutz vor Konkurrenz-Vorhaben durch privatrechtliche Vereinbarung erreicht.

d) Damit: **kein § 14-Verfahren möglich**, aber **Indiz für Gefälligkeitsplanung** im Hauptsache-Verfahren.

**Bauantrag MU 3 vom 02.07.2024** des Vorhabenträgers — **18 Tage nach Bekanntmachung**:

- Vorhabenträger nutzt schnelle Anschluss-Realisierung
- Erschwert Eilantrag im Normenkontroll-Verfahren (Vollzugs-Folge bereits eingetreten?)
- Begründet aber gerade die Eilbedürftigkeit für Antragstellerseite

## Verzahnung mit anderen Skills

- `aufstellungsbeschluss-bekanntmachung`
- `vorhabenbezogener-bebauungsplan-12-baugb`
- `einstweilige-anordnung-47-abs-6-vwgo`
- `mandat-erstgespraech-normenkontrolle`

## Quellen

- BauGB §§ 14, 15, 17, 18, 24, 42
- BVerwG 4 CN 5.06 (Konkretisierungs-Stand)
- BVerwG 4 C 11.92 (Entschädigung)
- BVerwG 4 BN 6.04
- BayVGH 9 N 13.1543
- Ernst/Zinkahn/Bielenberg BauGB
- Battis/Krautzberger/Löhr BauGB
