---
name: nachtragsmanagement-650b
description: Pruefraster Bauvertrags-Nachtraege nach § 650b BGB seit Reform 2018. Anordnung Aenderung des vereinbarten Werkerfolgs Anpassung Vergueting Streitvergleich vor Schlichter Anrufung gerichtliche Aenderungs-Antrag. Anwendung VOB/B § 2 VOB/B Mehr- und Minderkosten Anordnungs-Recht Auftraggeber Begruendungs-Pflicht Kalkulations-Grundlagen. Pruefung Stoerung Bauablauf § 6 VOB/B verlaengerte Ausfuehrungs-Frist. Berechnung Nachtrags-Verguetung Selbstkosten plus Zuschlaege Bauzeit-Verlaengerung. Schriftform-Vertraege § 650a BGB.
---

# Nachtragsmanagement § 650b BGB

## Zweck

Bauprojekte sind selten konflikt-frei — Anordnungen Änderungen vom Bauherr lösen Nachträge aus. Dieses Skill strukturiert die Anwendung der Reform-2018-Regelung § 650b BGB.

## Anwendungs-Bereich

### BGB-Bauvertrag § 650a BGB

- Seit 1.1.2018 eigene Bauvertrags-Regelung
- Schriftform empfohlen § 650a Abs. 1 BGB
- Unterscheidung Verbraucherbauvertrag § 650i ff.

### VOB/B-Bauvertrag

- Parallele Regelung § 2 VOB/B
- Bei wirksamer Einbeziehung anwendbar

## Schritt 1 — Anordnungs-Recht § 650b Abs. 1 BGB

### Inhalt

- Bauherr kann **Änderung des vereinbarten Werkerfolgs** anordnen
- Bauherr kann **Änderung notwendige Leistung** anordnen
- Unternehmer Pflicht zur Ausführung nach Anordnung — vorbehaltlich Zumutbarkeit

### Voraussetzung

- **Anordnung schriftlich** § 650a BGB
- **Bestimmtheit** der gewünschten Änderung

### Zumutbarkeit

- Bei Unzumutbarkeit für Unternehmer Verweigerungs-Recht § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB
- Beispiel: technisch nicht durchführbar

## Schritt 2 — Vergütungs-Anpassung § 650c BGB

### Vor-Verhandlung

- Beide Parteien sollen tatsächliche und vorhersehbare Kosten verhandeln
- Verzug mit Verhandlungen begründet Verzögerungs-Folgen

### Bei Einigung

- Höhere Vergütung
- Niedrigere Vergütung
- Verlängerte Ausführungs-Frist

### Bei Nicht-Einigung

- Unternehmer kann nach **Acht-Zig Prozent** der angebotenen Kosten Abrechnung verlangen
- Streitvergleich vor Schlichter oder Gerichts-Antrag § 650d BGB

## Schritt 3 — Berechnungs-Grundlagen Nachtrag

### Selbstkosten-Berechnung

- **Material** Einkaufspreis plus Verwaltungs-Zuschlag
- **Lohn** Stundensatz Bau-Mindestlohn plus Sozialversicherung Verwaltung
- **Geräte** Vorhaltungs-Stunden Kostensätze
- **Allgemeine Geschäftskosten** AGK plus Wagnis und Gewinn

### Kalkulations-Grundlage

- Bei BGB-Vertrag eigene tatsächliche Kosten
- Bei VOB/B-Vertrag Kalkulations-Grundlagen des Vertrags-Angebots § 2 Abs. 5 VOB/B

### Mehr- oder Minder-Kosten

- Beide Richtungen
- Bei reduzierter Leistung Minderkosten

## Schritt 4 — Bauzeit-Verlängerung

### Bei Anordnung mit längerer Ausführungs-Dauer

- Bauablaufstörung Frist-Verlängerung
- Bei Witterung höherer Gewalt Frist-Verlängerung § 6 VOB/B

### Behinderungs-Anzeige § 6 Abs. 1 VOB/B

- **Schriftlich** beim Auftraggeber
- **Unverzüglich** nach Erkennen
- Beweissicherungs-Funktion
- Bei Unterlassen Verzicht auf Verlängerung

## Schritt 5 — Gerichtlicher Eilantrag § 650d BGB

- Beidseitig möglich nach 30 Tagen verfolglose Verhandlung
- Bei Eilbedürftigkeit kürzer
- Einstweilige Verfügung möglich
- BGH VII ZR 23/19 zur ersten Anwendung
- Bauzeit-Schiedsverfahren

## Schritt 6 — Honorar-Anpassung

### Schriftliche Vergütungs-Vereinbarung

- Bei Einigung schriftlich
- Bei Schweigen acht-Zig Prozent Abrechnungs-Recht

### Bei Streit-Vergleich vor Schlichter

- Standardisierte Schlichtungs-Verfahren der Bau-Verbände
- Verhandlungs-Ergebnis bindend

## Schritt 7 — Strategische Aspekte

### Aus Auftraggeber-Sicht

- **Anordnungs-Recht** flexibel einsetzbar
- **Kostenkontrolle** durch Verhandlungs-Pflicht
- **Bei Streit Achzig-Prozent-Regel** beachten

### Aus Auftragnehmer-Sicht

- **Behinderungs-Anzeige** sofort schreiben
- **Schriftliche Dokumentation** aller Anordnungen
- **Kostenkalkulation** vorbereiten
- **Bei Verschulden Verzögerung** Schadensersatz

## Schritt 8 — Konkrete Schriftsätze

### Behinderungs-Anzeige § 6 VOB/B

```
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund [Ursache der Behinderung] können wir unsere
vertraglich geschuldete Leistung in der vereinbarten
Bauzeit nicht erbringen.

Die Behinderung dauert voraussichtlich [Tage] an.

Mehrkosten [EUR Schätzwert] sind absehbar.

Wir bitten um Anpassung der Bauzeit und um Anpassung
der Vergütung.

Mit freundlichen Grüßen
```

### Nachtrags-Angebot

```
Nachtrags-Angebot Nr. [N] vom [Datum]

Bauvorhaben: [Bezeichnung]
Auftraggeber: [Name]
Auftragnehmer: [Name]

Anordnung des Auftraggebers vom [Datum]:
[Inhalt der Anordnung]

Mehrleistung gemäß § 650c BGB / § 2 Abs. 5 VOB/B:
- [Positions-Beschreibung mit Menge und Einheits-Preis]
- ...

Mehrkosten netto: EUR [Summe]
USt: EUR [Summe]
Brutto: EUR [Summe]

Bauzeit-Verlängerung: [Tage]
```

## Schritt 9 — Verjährung

- Werkmangel-Ansprüche fünf Jahre § 634a BGB
- Vergütungs-Ansprüche drei Jahre § 195 BGB
- Bei Nachträgen Verjährung pro Nachtrag separat

## Schritt 10 — Schnittstelle Mangel-Ansprüche

- Bei mangelhafter Leistung Skill `werkmangel-vob-bgb-pruefen`
- Bei Nachtrags-Streit hier
- Differenzierung wichtig — Vergütungs-Streit anderer Klage-Ansatz als Mangel-Streit

## Ausgabe

- `nachtrags-analyse.md` mit Anordnungs-Dokumentation
- Nachtrags-Angebot strukturiert
- Behinderungs-Anzeige ggf.
- Frist im Fristenbuch
- Bei Eilbedürftigkeit Eilantrag-Vorbereitung § 650d BGB

## Quellen

- BGB §§ 650a 650b 650c 650d 650i
- VOB/B §§ 2 6
- BGH VII. Zivilsenat
- Werner/Pastor Bauprozess
- Kniffka/Koeble Kompendium
